---
name: GJB2786军用软件项目SDP动态更新
description: 在GJB2786框架下的军用软件项目中，当项目出现重大偏差（如进度延误>20%、关键资源变更、需求重大调整）或到达预设里程碑（如需求冻结、设计完成、测试启动）时，执行软件开发计划（SDP）的分析、修订与重新基线化。适用于已制定初始SDP且项目已进入执行阶段的场景。
---

# GJB2786军用软件项目SDP动态更新

## 何时使用
- 项目处于执行阶段且已有初始SDP
- 触发条件满足以下任一情况：
  - 出现重大偏差（进度延误超过20%、关键人员/资源变更、需求发生重大调整）
  - 到达预设里程碑（如需求冻结点、架构设计完成、系统测试启动等）
- 项目遵循GJB2786军用软件开发标准

## 如何执行
1. **确认触发条件**：判断是否满足“重大偏差”或“里程碑到达”条件。
2. **开展偏差/里程碑分析**：评估当前状态对原SDP的影响范围和程度。
3. **判定是否需重新策划**：若影响涉及SDP核心内容（如过程、方法、进度、组织结构、资源监督机制），则必须修订SDP。
4. **修订SDP**：更新以下至少一项内容：
   - 软件开发过程
   - 所采用的方法
   - 各活动的实施途径
   - 项目进度计划
   - 项目组织结构
   - 资源可视性与监督工具
5. **可选拆分**：将配置管理、质量保证等专项内容从SDP中拆出，形成独立计划（如适用）。
6. **重新基线化**：完成内部评审后，将更新后的SDP正式纳入配置管理，生成新基线版本，并记录修订理由与变更内容。

## 输出结果
- 更新后的SDP文档
- 包含完整的修订记录与变更理由说明
- 新的基线标识（如版本号、基线日期）